Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đi Cảng Hàng không Thọ Xuân

Dự án đường từ TP Thanh Hóa nối với đường Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 được duyệt là 499 tỷ đồng.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường từ trung tâm TP Thanh Hóa đi Cảng Hàng không Thọ Xuân

Đến hết tháng 11–2019, mặt bằng đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án là 10km/11,2km (TP Thanh Hóa 0,74km/1,4km, huyện Đông Sơn 3,8km/4km và huyện Triệu Sơn 5,43km/5,75km). Khi có mặt bằng đến đâu, các nhà thầu triển khai thi công ngay đến đó. Khối lượng xây lắp hoàn thành 54 tỷ đồng/285 tỷ đồng, đạt 19%, gồm: 8km/11km nền đường, 25/83 cống thoát nước; mố M1, M2 cầu Ê Trường Tuế và cầu Đông Yên; mố M2, trụ T2, T3 cầu sông Hoàng). Ban Quản lý dự án giao thông I (đại diện chủ đầu tư là Sở Giao thông – Vận tải), đề nghị các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng và bàn giao xong trong tháng 12–2019. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tập trung cao cho việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa