Tổng Công ty Công trình Giao Thông I Thanh Hóa

https://giaothong1thanhhoa.com.vn

Thanh Hóa: Huyện Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ GPMB đường giao thông ven biển

Triển khai thi công tuyến đường giao thông ven biển, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) thực hiện tái định cư cho 112 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận chủ trương xây dựng 5 khu tái định cư đối với huyện Quảng Xương.
Thanh Hóa: Huyện Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ GPMB đường giao thông ven biển

UBND huyện Quảng Xương đã triển khai thi công cả 5 khu tái định cư; tuy nhiên, đến hết tháng 2/2019 vẫn chưa thi công xong hoàn chỉnh và huyện đã bàn giao đất tái định cư cho 95 hộ. Còn lại 17 hộ chưa nhận bồi thường do đang chờ các khu tái định cư hoàn thành, đủ điều kiện tiến hành xây dựng nhà ở mới để các hộ có thể di dời. 

Hiện tại trên địa bàn huyện Quảng Xương đã cơ bản hoàn thành việc di dời các công trình điện bị ảnh hưởng. Huyện đang tập trung cao hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng(GPMB) dự án và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 3/2019. Trong đó, huyện ưu tiên giải phóng trước vị trí Km10+400 do vướng 2 hộ dân, vị trí Km12+100 vướng 3 hộ dân, đoạn Km13+500 đến Km14+300 vướng 2 hộ dân và 2 ao cá, để bàn giao cho nhà thầu mở thêm mũi thi công tại vị trí tuyến nhánh.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây